以下のように、すべての経路の作業日数を計算すればプロジェクトのクリティカルパスを求めることができます。
① $A \rightarrow D \rightarrow G : 1 + 3 + 4 = 8$
② $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow \text{ダミー作業} \rightarrow G : 1 + 3 + 4 + 0 + 4 = 12$
③ $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F : 1 + 3 + 4 + 5 = 13$
④ $B \rightarrow E \rightarrow \text{ダミー作業} \rightarrow G : 5 + 4 + 0 + 4 = 13$
⑤ $B \rightarrow E \rightarrow F : 5 + 4 + 5 = 14$
最も所要日数が大きい経路は「B \rightarrow E \rightarrow F」です。